---
document_type: "architecture_design"
service: "MOMENTRY_CORE"
title: "架構決策執行計畫"
date: "2026-04-22"
version: "V1.0"
status: "active"
owner: "Warren"
created_by: "OpenCode"
tags:
  - "架構決策執行計畫"
ai_query_hints:
  - "查詢 架構決策執行計畫 的內容"
  - "架構決策執行計畫 的主要目的是什麼？"
  - "如何操作或實施 架構決策執行計畫？"
---

# 架構決策執行計畫

| 項目 | 內容 |
|------|------|
| 建立者 | OpenCode |
| 建立時間 | 2026-04-22 |
| 最後更新 | 2026-04-22 |
| 文件版本 | V1.2 |
| 相關文件 | [DESIGN_IMPLEMENTATION_GAP.md](./DESIGN_IMPLEMENTATION_GAP.md)<br>[ARCHITECTURE_OVERVIEW.md](./ARCHITECTURE_OVERVIEW.md)<br>[TECHNICAL_DECISION_RECORDS.md](./TECHNICAL_DECISION_RECORDS.md)<br>[ARCHITECTURE_ROADMAP.md](./ARCHITECTURE_ROADMAP.md)<br>[TERMINOLOGY_MAPPING.md](./TERMINOLOGY_MAPPING.md) |

---

## 版本歷史

| 版本 | 日期 | 目的 | 操作人 | 工具/模型 |
|------|------|------|--------|-----------|
| V1.2 | 2026-04-22 | 更新 Phase 1.2 任務完成狀態 | OpenCode | OpenCode / deepseek-v3.2 |
| V1.1 | 2026-04-22 | 更新 Phase 1.1 任務完成狀態 | OpenCode | OpenCode / deepseek-v3.2 |
| V1.0 | 2026-04-22 | 創建架構決策執行計畫 | OpenCode | OpenCode / deepseek-v3.2 |

---

## 1. 執行計畫概述

本執行計畫基於 [DESIGN_IMPLEMENTATION_GAP.md](./DESIGN_IMPLEMENTATION_GAP.md) 中識別的設計與實現差異，制定具體的執行方案。

### 1.1 核心原則

1. **優先級驅動**：根據影響程度和實現難度確定優先級
2. **漸進式改進**：小步快跑，快速驗證，持續迭代
3. **風險可控**：每個階段都有明確的退出條件和回滾方案

### 1.2 執行階段

| 階段 | 時間範圍 | 主要目標 |
|------|----------|----------|
| **Phase 1** | 2026-04-22 至 2026-05-22 | 基礎一致性建立 |
| **Phase 2** | 2026-05-23 至 2026-07-22 | 缺失功能補齊 |
| **Phase 3** | 2026-07-23 至 2026-09-22 | 功能增強優化 |
| **Phase 4** | 2026-09-23 至 2026-12-22 | 架構現代化 |

---

## 2. Phase 1: 基礎一致性建立 (1個月)

### 2.1 目標
- 統一設計與實現的術語和概念
- 建立設計與實現同步機制
- 完成所有架構文檔的更新

### 2.2 具體任務

#### 任務 1.1: 術語標準化 (優先級 P0) ✅ 已完成
- **問題**: 設計文檔使用 `sentence|visual|scene|summary`，代碼使用 `TimeBased|Sentence|Cut|Trace|Story`
- **解決方案**:
  1. 更新所有設計文檔使用代碼中的術語
  2. 創建術語對照表
  3. 更新代碼註釋和文檔生成工具
- **負責人**: OpenCode
- **時間**: 2026-04-22 至 2026-04-26
- **實際完成**: 2026-04-22
- **產出物**:
  1. `TERMINOLOGY_MAPPING.md` - 完整術語對照表
  2. `CHUNKING_ARCHITECTURE.md` V1.1 - 更新術語
  3. `ARCHITECTURE_OVERVIEW.md` V1.2 - 更新術語和索引
  4. `chunking/CHUNKING_SCHEMA_SPEC.md` V1.1 - 更新術語
  5. `chunking/CHUNKING_ARCHITECTURE.md` V1.1 - 更新術語和參考

#### 任務 1.2: 文檔一致性檢查工具 (優先級 P0) ✅ 已完成
- **問題**: 手動檢查文檔與代碼一致性效率低
- **解決方案**:
  1. 擴展現有的 `scripts/check_architecture_docs.py`
  2. 添加代碼與文檔一致性檢查
  3. 集成到 CI/CD 流程
- **負責人**: OpenCode
- **時間**: 2026-04-27 至 2026-05-01
- **實際完成**: 2026-04-22
- **產出物**:
  1. `scripts/check_code_document_consistency.py` - 代碼與文檔一致性檢查工具
  2. `scripts/check_architecture_all.py` - 整合檢查腳本
  3. 更新 `scripts/check_architecture_docs.py` - 增強術語檢查功能
- **成果**:
  1. 自動化檢測設計術語與實現狀態不一致問題
  2. 提供詳細修復建議
  3. 整合兩個檢查工具為統一入口

---

## 3. Phase 2: 缺失功能補齊 (2個月)

### 3.1 目標
- 實現 Rule 2 視覺分片基礎框架
- 建立視覺分片處理管道
- 完成基礎視覺檢索功能

### 3.2 具體任務

#### 任務 2.1: 視覺分片數據結構設計 (優先級 P0)
- **問題**: 缺乏視覺分片專用數據結構
- **解決方案**:
  1. 設計 `VisualChunk` 數據結構
  2. 擴展 `ChunkType` 枚舉
  3. 創建視覺分片專用內容格式
- **負責人**: OpenCode
- **時間**: 2026-05-23 至 2026-05-30

#### 任務 2.2: YOLO 處理器集成 (優先級 P0)
- **問題**: YOLO 處理器存在但未用於分片生成
- **解決方案**:
  1. 擴展現有 YOLO 處理器輸出格式
  2. 創建視覺分片生成器
  3. 集成到處理管道
- **負責人**: OpenCode
- **時間**: 2026-05-31 至 2026-06-14

---

## 4. 執行監控與評估

### 4.1 關鍵績效指標 (KPIs)

| KPI | 目標值 | 測量頻率 | 負責人 |
|-----|--------|----------|--------|
| **設計實現一致性** | ≥95% | 每週 | OpenCode |
| **功能完成率** | ≥90% | 每月 | OpenCode |

### 4.2 進度報告機制

1. **每週進度報告** (週五)
   - 本週完成工作總結
   - 下週工作計劃
   - 風險和問題報告

---

## 5. 成功標準

### 5.1 最終成功標準

1. **設計實現一致性**：設計與實現差異 ≤5%
2. **功能完整性**：所有設計功能實現率 ≥95%
3. **系統穩定性**：生產環境可用性 ≥99.9%

---

**最後更新**: 2026-04-22
