---
document_type: "architecture_design"
service: "MOMENTRY_CORE"
title: "模組標準化實施計劃"
date: "2026-04-25"
version: "V1.0"
status: "active"
owner: "Warren"
created_by: "OpenCode"
tags:
  - "模組標準化實施計劃"
ai_query_hints:
  - "查詢 模組標準化實施計劃 的內容"
  - "模組標準化實施計劃 的主要目的是什麼？"
  - "如何操作或實施 模組標準化實施計劃？"
---

# 模組標準化實施計劃

## 概述

本計劃詳細說明如何將現有的處理器模組按照《處理器模組標準化規範》進行標準化改造。計劃從 ASR 模組開始，逐步擴展到所有處理器模組。

## 實施策略

### 階段式實施
1. **階段 1**: ASR 模組標準化（示範項目）
2. **階段 2**: OCR、YOLO 模組標準化
3. **階段 3**: Face、Pose、CUT 模組標準化
4. **階段 4**: ASRX、Caption、Story 模組標準化
5. **階段 5**: 系統整合與優化

### 並行工作流
```
分析現有代碼 → 創建標準模板 → 重構模組 → 測試驗證 → 文檔更新
```

## 階段 1: ASR 模組標準化

### 目標
將 ASR 模組作為示範項目，完整實施標準化規範，建立可重用的模板和流程。

### 當前狀態分析

#### Rust 模組 (`src/core/processor/asr.rs`)
**優點**:
- 結構相對清晰
- 已有完整的結果結構定義
- 使用標準的 PythonExecutor

**需要改進**:
1. 配置管理不統一（硬編碼超時 vs 環境變量）
2. 缺少性能監控指標
3. 測試覆蓋不完整
4. 文檔不完整

#### Python 腳本 (`scripts/asr_processor.py`)
**問題**:
1. 過於複雜（953 行）
2. 包含不必要的監控邏輯
3. Redis 發布依賴
4. 錯誤處理不規範
5. 缺少模塊化設計

### 實施步驟

#### 步驟 1: 創建標準化模板
1. 創建 Rust 模組模板
2. 創建 Python 腳本模板
3. 創建配置模板
4. 創建測試模板

#### 步驟 2: 備份現有代碼
```bash
# 備份原始文件
cp src/core/processor/asr.rs src/core/processor/asr_legacy.rs
cp scripts/asr_processor.py scripts/asr_processor_legacy.py
```

#### 步驟 3: 重構 Rust 模組
1. 更新配置管理
2. 添加性能監控
3. 完善錯誤處理
4. 補充文檔註釋

#### 步驟 4: 重構 Python 腳本
1. 簡化架構（目標: <300 行）
2. 移除不必要的監控邏輯
3. 規範錯誤處理
4. 添加模塊化設計

#### 步驟 5: 更新配置
1. 統一環境變量
2. 添加性能相關配置
3. 文檔化配置選項

#### 步驟 6: 添加測試
1. 單元測試
2. 集成測試
3. 性能測試
4. 回歸測試

#### 步驟 7: 驗證功能
1. 功能測試
2. 性能對比
3. 兼容性驗證

### 詳細任務分解

#### 任務 1.1: 分析 ASR 模組依賴
```bash
# 檢查 Python 腳本依賴
grep -n "import" scripts/asr_processor.py
grep -n "from" scripts/asr_processor.py

# 檢查 Rust 依賴
grep -n "use" src/core/processor/asr.rs
```

#### 任務 1.2: 創建標準化模板
```bash
# 創建模板目錄
mkdir -p docs/templates/module_standardization

# 創建 Rust 模板
cat > docs/templates/module_standardization/rust_module_template.rs << 'EOF'
// Rust 模組標準模板
EOF

# 創建 Python 模板
cat > docs/templates/module_standardization/python_processor_template.py << 'EOF'
# Python 處理器標準模板
EOF
```

#### 任務 1.3: 重構 ASR Rust 模組
**改進點**:
1. 統一配置管理
2. 添加 `ProcessingMetrics` 結構
3. 完善錯誤處理鏈
4. 添加詳細日誌
5. 補充文檔註釋

#### 任務 1.4: 重構 ASR Python 腳本
**簡化策略**:
1. 移除 `ResourceMonitor` 類
2. 移除 Redis 發布邏輯
3. 簡化 chunking 邏輯
4. 規範錯誤處理
5. 添加模塊化設計

#### 任務 1.5: 更新配置系統
```rust
// 在 src/core/config.rs 中添加
pub static ASR_MODEL: Lazy<String> = Lazy::new(|| {
    env::var("MOMENTRY_ASR_MODEL").unwrap_or_else(|_| "base".to_string())
});

pub static ASR_CHUNK_SIZE: Lazy<u64> = Lazy::new(|| {
    env::var("MOMENTRY_ASR_CHUNK_SIZE")
        .unwrap_or_else(|_| "300".to_string())
        .parse()
        .unwrap_or(300)
});

pub static ASR_CACHE_ENABLED: Lazy<bool> = Lazy::new(|| {
    env::var("MOMENTRY_ASR_CACHE_ENABLED")
        .unwrap_or_else(|_| "true".to_string())
        .parse()
        .unwrap_or(true)
});
```

#### 任務 1.6: 創建測試套件
```rust
// 測試文件結構
tests/
├── unit/
│   ├── asr_result_test.rs
│   └── asr_serialization_test.rs
├── integration/
│   └── asr_integration_test.rs
└── performance/
    └── asr_benchmark.rs
```

#### 任務 1.7: 創建遷移文檔
```markdown
# ASR 模組標準化遷移指南

## 變更摘要
1. 簡化 Python 腳本架構
2. 統一配置管理
3. 添加性能監控
4. 完善錯誤處理

## 兼容性說明
- API 保持不變
- 輸出格式保持兼容
- 配置方式向後兼容

## 遷移步驟
1. 備份現有文件
2. 更新 Rust 模組
3. 更新 Python 腳本
4. 更新環境變量
5. 運行測試驗證
```

### 時間安排

| 任務 | 預計工時 | 負責人 | 狀態 |
|------|----------|--------|------|
| 分析現有代碼 | 2 小時 | Warren | 待開始 |
| 創建標準模板 | 4 小時 | Warren | 待開始 |
| 重構 Rust 模組 | 6 小時 | Warren | 待開始 |
| 重構 Python 腳本 | 8 小時 | Warren | 待開始 |
| 更新配置系統 | 3 小時 | Warren | 待開始 |
| 創建測試套件 | 6 小時 | Warren | 待開始 |
| 功能驗證測試 | 4 小時 | Warren | 待開始 |
| 文檔更新 | 3 小時 | Warren | 待開始 |
| **總計** | **36 小時** | | |

### 成功標準

#### 功能標準
1. ✅ 保持現有 API 兼容性
2. ✅ 輸出格式保持不變
3. ✅ 處理準確率不降低
4. ✅ 錯誤處理更完善

#### 性能標準
1. ⬆️ 處理時間減少 20%
2. ⬇️ 內存使用減少 30%
3. ⬆️ 代碼可讀性提高
4. ⬆️ 維護性提高

#### 質量標準
1. ✅ 單元測試覆蓋率 >80%
2. ✅ 集成測試通過率 100%
3. ✅ 文檔完整度 100%
4. ✅ 代碼審查通過

## 階段 2: OCR 和 YOLO 模組標準化

### 目標
基於 ASR 模組的經驗，標準化 OCR 和 YOLO 模組。

### 實施步驟
1. 應用 ASR 標準化模板
2. 處理模組特定邏輯
3. 優化性能配置
4. 創建模組特定測試

### 時間安排
- OCR 模組: 20 小時
- YOLO 模組: 24 小時
- 總計: 44 小時

## 階段 3: Face、Pose、CUT 模組標準化

### 目標
完成較簡單的處理器模組標準化。

### 實施步驟
1. 批量應用模板
2. 重點處理配置統一
3. 創建共享工具函數

### 時間安排
- 每個模組: 12-16 小時
- 總計: 40-48 小時

## 階段 4: ASRX、Caption、Story 模組標準化

### 目標
完成所有處理器模組標準化。

### 實施步驟
1. 處理複雜模組邏輯
2. 優化資源使用
3. 創建高級功能測試

### 時間安排
- 每個模組: 16-20 小時
- 總計: 48-60 小時

## 階段 5: 系統整合與優化

### 目標
1. 統一配置管理系統
2. 創建模組管理器
3. 實現動態加載
4. 優化資源共享

### 實施步驟
1. 創建 `ModuleRegistry` 管理所有模組
2. 實現配置熱重載
3. 添加模組健康檢查
4. 創建性能監控面板

### 時間安排
- 系統整合: 40 小時
- 性能優化: 32 小時
- 文檔完善: 16 小時
- 總計: 88 小時

## 總體時間規劃

| 階段 | 預計工時 | 累計工時 | 時間窗口 |
|------|----------|----------|----------|
| 階段 1: ASR 示範 | 36 小時 | 36 小時 | 第 1 周 |
| 階段 2: OCR/YOLO | 44 小時 | 80 小時 | 第 2 周 |
| 階段 3: Face/Pose/CUT | 44 小時 | 124 小時 | 第 3 周 |
| 階段 4: ASRX/Caption/Story | 54 小時 | 178 小時 | 第 4 周 |
| 階段 5: 系統整合 | 88 小時 | 266 小時 | 第 5-6 周 |
| **總計** | **266 小時** | | **6 周** |

## 風險管理

### 技術風險
1. **兼容性問題**: 現有代碼依賴複雜
   - 緩解: 逐步遷移，保持 API 兼容
   - 監控: 回歸測試套件

2. **性能回歸**: 標準化可能引入開銷
   - 緩解: 性能基準測試
   - 監控: 持續性能監控

3. **依賴問題**: Python 庫版本衝突
   - 緩解: 虛擬環境隔離
   - 監控: 依賴版本鎖定

### 項目風險
1. **時間超支**: 複雜度估計不足
   - 緩解: 分階段實施，定期評估
   - 監控: 每周進度報告

2. **資源不足**: 開發人員時間有限
   - 緩解: 優先級排序，外包簡單任務
   - 監控: 資源分配跟蹤

3. **質量問題**: 測試覆蓋不足
   - 緩解: 測試驅動開發
   - 監控: 代碼覆蓋率報告

## 資源需求

### 人力資源
- **技術負責人**: 1 人（Warren）
- **開發人員**: 1-2 人（可選）
- **測試人員**: 1 人（可選）
- **文檔專員**: 1 人（可選）

### 技術資源
- **測試服務器**: 用於性能測試
- **CI/CD 管道**: 自動化測試部署
- **監控工具**: 性能監控和告警
- **文檔平台**: 文檔管理和發布

### 軟件資源
- **開發工具**: Rust, Python, 編輯器
- **測試框架**: cargo test, pytest
- **性能工具**: perf, valgrind, py-spy
- **文檔工具**: mdBook, Sphinx

## 溝通計劃

### 定期會議
- **每日站會**: 15 分鐘，進度同步
- **每周評審**: 1 小時，進度評估和調整
- **階段總結**: 每階段結束，經驗總結

### 報告機制
- **進度報告**: 每周書面報告
- **問題報告**: 即時問題上報
- **變更請求**: 規範變更流程

### 文檔更新
- **技術文檔**: 實時更新
- **用戶文檔**: 階段性更新
- **API 文檔**: 自動生成

## 質量保證

### 代碼質量
1. **代碼審查**: 所有變更必須經過審查
2. **靜態分析**: Rust clippy, Python pylint
3. **格式化檢查**: rustfmt, black
4. **依賴檢查**: cargo audit, safety

### 測試質量
1. **測試覆蓋率**: >80% 行覆蓋率
2. **集成測試**: 端到端功能測試
3. **性能測試**: 基準測試和比較
4. **壓力測試**: 高負載場景測試

### 文檔質量
1. **完整性**: 所有功能都有文檔
2. **準確性**: 文檔與代碼同步
3. **可讀性**: 清晰易懂的說明
4. **示例**: 豐富的使用示例

## 驗收標準

### 階段驗收
每個階段完成後需要驗收:
1. ✅ 功能測試通過
2. ✅ 性能測試達標
3. ✅ 文檔更新完成
4. ✅ 代碼審查通過

### 最終驗收
項目完成後需要驗收:
1. ✅ 所有模組標準化完成
2. ✅ 系統整合測試通過
3. ✅ 性能基準達標
4. ✅ 文檔完整發布
5. ✅ 團隊培訓完成

## 後續維護

### 維護計劃
1. **錯誤修復**: 24 小時內響應
2. **性能優化**: 定期性能審查
3. **安全更新**: 及時更新依賴
4. **功能增強**: 根據需求迭代

### 監控指標
1. **運行時指標**: 成功率、延遲、資源使用
2. **代碼指標**: 覆蓋率、複雜度、債務
3. **用戶指標**: 使用頻率、滿意度、問題反饋

### 改進機制
1. **定期回顧**: 每季度技術回顧
2. **用戶反饋**: 收集和分析反饋
3. **技術調研**: 跟蹤新技術發展
4. **重構計劃**: 持續技術債務管理

---

*版本: 1.0.0*
*創建日期: 2026-03-27*
*負責人: Warren (Technical Lead)*
*狀態: 審核中*
